Agile Basisprincipes

# Sprint Planning Stap voor Stap

Je eerste sprint plannen voelt overweldigend. Dit artikel breekt het down in eenvoudige stappen die je meteen kunt toepassen.

10 min leestijd Beginner Juli 2026

#### LeiderVoort Redactieteam

Redactieteam

Geschreven door het LeiderVoort redactieteam, gericht op praktisch bruikbare begeleiding voor agile teamleiders.

## Waarom sprint planning lastig is

Sprint planning is waar veel teams struikelen. Je hebt een backlog vol werk, je team zit bij elkaar, en dan... waar begin je? Het voelt overweldigend omdat je tegelijk moet nadenken over wat realistisch is, wat belangrijk is, en hoe je het gaat verdelen.

Het goede nieuws? Het is niet ingewikkeld als je weet waar je op moet letten. We laten je zien hoe je in stappen een sprint plant die echt werkt.

## De 5 stappen voor succesvolle sprint planning

1

### Zorg dat je backlog klaar is

Voordat je team bij elkaar zit, moet je backlog op orde zijn. Dat betekent: user stories zijn geschreven, ze hebben duidelijke acceptatiecriteria, en ze zijn geprioriteerd. Je hoeft niet alles perfect te hebben — maar je moet weten wat je top 15-20 items zijn. Dit bespaart je uren in de planning sessie zelf.

2

### Bepaal de sprint capaciteit

Hoeveel werk kan je team echt afmaken in 2 weken? Daar kom je achter door te kijken naar vorige sprints. Neem story points van de laatste 3 sprints, bereken het gemiddelde. Dat's je capaciteit. Wij zien dat teams meestal tussen 25 en 45 story points per sprint halen, afhankelijk van team size en ervaring.

3

### Pak items van de top van de backlog

Je team voegt items van de prioritaire lijst toe totdat je je capaciteit bereikt. Dit gaat vrij snel als de backlog goed geprioriteerd is. Zeg nee tegen items die niet in de top zitten — dat helpt discipline behouden en voorkomt scope creep.

4

### Break items down in taken

Elk geselecteerd item moet in taken verdeeld worden — echt concreet werk dat iemand oppakt. Een developer ziet niet "API integratie" maar "POST endpoint schrijven", "Error handling toevoegen", "Testen met test data". Kleinere taken = betere tracking = minder verrassingen later in de sprint.

5

### Zet alles in je tracking tool

Jira, Azure DevOps, Trello — wat je ook gebruikt, zorg dat alles erin staat voordat je klaar bent. Sprint naam, start- en einddatum, alle items met hun taken. Dit voorkomt verwarring later en geeft je team een duidelijk zicht op wat ze deze sprint moeten doen.

### Tip uit de praktijk

Dit artikel is informatief en gebaseerd op agile best practices. Implementatie kan verschillen per organisatie en team. Raadpleeg je agile coach of scrum master voor begeleiding specifiek voor jouw situatie.

## Hoe lang duurt sprint planning?

Voor een 2-weken sprint: reken 2-4 uur in. Ja, echt. Geen 30 minuten, geen uur. Je moet het goed doen. Veel teams geven hier niet genoeg tijd aan en hebben dan later problemen. Beter is: goed plannen, minder issues later.

De timing hangt af van team size. Een team van 5 developers? Eerder 2 uur. Een team van 10? Eerder 4 uur. Block de tijd in je kalender, maak de ruimte vrij van afleiding, en zorg dat iedereen present is.

## Fouten die we voortdurend zien

### Te veel items selecteren

Teams denken: "We halen het wel." Ze nemen 60 story points in voor een sprint met 40 capaciteit. Aan het eind van de sprint zijn ze gefrustreerd, items zijn incomplete. Vervolgens doen ze hetzelfde volgende week. Dit leidt tot demoralisatie.

### Items die niet klaar zijn

Items worden geselecteerd die nog niet goed gedefinieerd zijn. Developers moeten gokken wat de requirements zijn. Communicatie vertraging. Werk moet herdaan. De sprint loopt uit.

### Geen afstemming met stakeholders

Je plant een mooie sprint, maar halverwege belt je product owner dat prioriteiten veranderd zijn. Nu moet je alles omgooien. Betere manier: zorg dat stakeholders voor planning hun input geven.

### Te klein inschakelen

Alleen developers en product owner in de planning. Testers, designers, devops mensen? Die zitten niet bij. Ze horen later wat ze moeten doen. Beter: iedereen die werk oppakt, zit in planning.

## Je planning checklist

Voor je sprint live gaat, check dit:

- Backlog is geprioriteerd
- Top items hebben acceptatiecriteria
- Capaciteit is berekend op basis van vorige sprints
- Items zijn in taken verdeeld
- Alles zit in je tracking tool
- Team begrijpt wat ze gaan doen
- Iedereen weet waar hun werk begint
- Sprint doel is duidelijk gesteld

## Het eindresultaat

Sprint planning voelt veel minder overweldigend als je weet wat je stappen zijn. Zorg dat je backlog op orde is, bepaal je capaciteit, pak items van de top, break ze in taken, en zet alles in je tool. Dit proces kost tijd vooraan, maar je bespaart het tienvoudig later door minder misverstanden en snellere uitvoering.

Je team zal merken dat ze meer eigenaarschap voelen over hun werk. Ze weten precies wat ze moeten doen. En dat maakt een enorm verschil in hoe een sprint voelt.

## Meer agile begeleiding

Ontdek andere essentiële agile practices

### Daily Standups Die Echt Werken

Veel teams verspillen tijd aan standups. We laten je zien hoe je ze in 15 minuten effectief kunt houden...

Lees meer

### Constructieve Feedback Geven aan Je Team

Feedback is lastig. Leer hoe je het zegt op een manier die je team aanmoedigt zonder af te kraken...

Lees meer

### Retro's Houden Die Je Team Graag Bijwoont

Retro's kunnen saai zijn. Ontdek manieren om ze interactief en waardevol te maken voor je team...

Lees meer